Title: Allocate resources.
Course: Engineering Concepts and Processes III (21005-II-36) > Section: Applying Project Management Skills to an Engineering Design Project

Allocation should include determining

- required resources
- availability and location of resources
- cost of resources
- schedule for resource usage.

Process/Skill Questions:

- How does one effectively allocate resources to a project?
- How does one determine the cost of resources?
- What strategy should be used when determining the location of resources?