Title: Assign tasks to team members.
Course: Engineering Concepts and Processes III (21005-II-36) > Section: Applying Project Management Skills to an Engineering Design Project

Assignment should include

- establishing individual timelines (i.e., the amount of time proposed for each task)
- considering the talents and skills of team members
- considering the way team members work together
- scheduling team processes (e.g., development meetings, professional, project, and progress evaluations)
- establishing performance benchmarks/standards/expectations.

Process/Skill Questions:

- What is the best way to assign tasks?
- What techniques should be used to assign timelines?
- What are benchmarks?