Title: Identify occupancy activities.
Course: Construction Technology (17002-36) > Section: Exploring Construction Processes

Identification should include

- walk-through
- job-site cleanup
- landscaping
- final inspections/sign-offs
- required special inspections (for commercial projects)
- certificate of occupancy
- financial closures
- structure title or deed transfer
- record drawings
- punch lists
- warranty service.

Process/Skill Questions:

- Who issues the occupancy permit?
- What is the purpose of a mechanic's lien?
- What is the purpose of a punch list?