Title: Analyze the estimation process for a construction project.
Course: Construction Technology (17002-18) > Section: Exploring Construction Processes

Analysis should include consideration of permitting, a bill of materials and their costs, labor, and equipment for a construction project such as

- a house
- a shed
- a deck
- a gazebo.

Process/Skill Questions:

- What computer program could be used to prepare a bill of materials?
- What materials, labor, and equipment is needed?
- How should the bill of materials be organized?
- How should the cost of labor be calculated?